# Web Terminal 实施进度日志 (Progress Log)

> **用途**: 记录 [PLAN.md](./PLAN.md) 各任务的完成情况,作为**跨会话记忆文件**。
> 新会话开工前**必读本文件**。只记**已发生的事实**(含失败、跳过),不预填未来,不写愿望。
> **谁来写(G1)**: 本文件**仅由 orchestrator(主会话)写入** —— 它不在任何任务的 `Owns:` 里,
> 防止并行 subagent 并发写冲突。被派的 subagent **不写本文件**,而是把日志条目作为返回结果交回,
> 由 orchestrator 在每批 agent 返回后**立即追加**(不要攒到最后)。
> 完整维护规则见 [CLAUDE.md → Development Workflow](../CLAUDE.md)。

---

## 状态图例

| 标记 | 含义 |
|------|------|
| `[ ]` | TODO — 未开始 |
| `[~]` | IN PROGRESS — 进行中 |
| `[x]` | DONE — 完成且已验证 |
| `[!]` | BLOCKED — 受阻(须在详细日志写明阻塞原因) |

---

## 当前焦点 (Current Focus)

> 新会话读到的第一块。保持准确,只描述"此刻"。

### ✅ v0.6 Project Manager 项目工作台(完成 — 2026-06-30,分支 `v0.6-projects`)

- **全部 6 任务完成并验证**(P1–P6,多 agent 编排)。**398 测试全绿**(自 341 +57)· 双 typecheck 干净 · `build:web` OK · 覆盖率 90.98/81.95/89.28/93.16(阈值 80×4 通过)· **真浏览器 smoke 通过**。
- **编排方式**: ultracode `Workflow` 动态编排——Build(P2 后端 ∥ P5 前端,`module-builder`)→ Wire(P4 端点 ∥ P6 接线)→ Review(`module-reviewer` 验收 + `typescript-reviewer` + `security-reviewer`,report-only 并行)→ 对每个 HIGH/CRITICAL 对抗式 Verify(`module-reviewer`)→ Fix(`module-builder` 仅改已确认项)。**P6 首跑因 transient `server_error` 挂掉(未落任何改动)→ stop + `resumeFromRunId` 恢复:P2/P4/P5 命中缓存秒回,P6 重跑成功。**
- **交付**:
  - **P2** `src/http/projects.ts`(15 测试,93.37% 覆盖): `parseGitHead`(纯) + `buildProjects(cfg, liveSessions)`;BFS 扫 .git(深度上限、跳过 node_modules/dotdir/symlink、命中即停下钻)→ 读 `.git/HEAD` 分支 + `git status --porcelain` dirty(`execFile` 无 shell、2s 超时、并发 8)→ 合并 `~/.claude/projects` cwd(复用 `history.listSessions`)→ 按 cwd 前缀归并 live sessions(每次 fresh)→ TTL 缓存(仅缓存磁盘发现)+ **in-flight 去重**。
  - **P5** `public/projects.ts`(纯 helper 30+ 测试) + style 追加: `mountProjects`(镜像 `mountLauncher`);1:N 卡片(分支 chip / dirty 点 / session 行 / `＋ start claude here`)、搜索过滤、收藏置顶(localStorage);`.home-seg` 段控样式也在此定义。
  - **P4** `src/server.ts`: `GET /projects`(只读、无 Origin 守卫、try/catch 兜底 `[]`)+ 5 集成测试(真起 server)。
  - **P6** `public/tabs.ts`: `openProject`(同名 `#n` 后缀、`addEntry(null,label,cwd,'claude\r')`)+ `countOpenWithTitlePrefix` + 首页 **Sessions↔Projects 段控**(`updateHomeView`);7 新测试。
- **Review 12 findings → 4 HIGH 全确认并修复**: ① **A3 关键**:`openProject`/`newTabForResume` 缺回车 `\r`(claude 不自动执行)→ 补 `\r`;② 段控被定位面板盖住 → 面板 `inset:44px 0 0 0`;③ `mergeHistory` 串行 I/O → `mapWithConcurrency`;④ discover 并发缓存击穿 → in-flight promise 去重。
- **Orchestrator 追加加固**(MEDIUM/LOW,本人直接改 + 补测): 前端 `fetchProjects` 加 `normalizeProject`(API 响应边界校验,缺 `sessions` 不再 TypeError)+ `getFavs` 过滤非字符串(localStorage 防污);`config.parseProjectRoots` 相对路径 fail-fast(+ config 补 v0.6 解析测试,config.ts 95.87%→98%)。`style.css` 1143 行 > 800 上限属**既有债**(v0.6 前已超),esbuild 仍打单文件,留作后续拆分。
- **真浏览器 smoke**(`PROJECT_ROOTS=~/Documents/git`,83 真 repo): 首页段控 Sessions/Projects 切换 ✓;Projects 面板 83 卡片(`web-terminal` 显示 `branch:v0.6-projects` + dirty 正确,含 `feat/...` 斜杠分支)+ 搜索框 ✓;点 `web-terminal` 卡 → 开 tab 标签 `web-terminal`、首页隐藏、**终端出现 claude 启动界面**(A3 端到端)✓;console 仅既有 `/favicon.ico` 404 + apple-mobile 警告,无 v0.6 报错。
- **待办**: 真机/手机验收(同历史 F4/F7 遗留);可选 server.ts 抽 routes;`style.css` 拆分。

- **当前阶段**: **v0.3 全部完成**(H1–H4 + M3/M6/M7 已并入 main;**O2 历史浏览** 在分支 `o2-history`,待合并)。
  - ✅ Step1 前端快赢 · ✅ H2/H4 状态感知 · ✅ H3 远程批准 · ✅ H1 tmux 保活 · ✅ M3/M7/M6 · ✅ **O2 历史会话浏览/resume** · ✅ tech-debt 清理(@ts-ignore 去掉)· ✅ UI:终端不再打印 Connecting/Connected(靠标签点)。
  - ✅ **现代化 UI 主题**(design-token 调色板/靛蓝强调色/圆角芯片标签+键栏/毛玻璃弹层)· ✅ **键栏功能字幕**(每键下方标作用)+ 新增 ^R/^L/^D(共 17 键)· ✅ **⌨ 快捷键速查弹层**(`public/shortcuts.ts`)。
  - ✅ **v0.4 多设备共享会话**:放宽不变式 #5 —— 一个 session 可挂多个 WS 客户端(镜像;输出/退出/状态广播,谁都能打字)。`GET /live-sessions` + 打开应用自动把主机活动会话**显示为 tab**;`🔗` 分享二维码 / `?join=<id>` 加入指定会话。
  - ✅ **镜像尺寸 = 最近活跃端优先(latest-writer-wins)**:共享 PTY 只能一个尺寸,之前取最小值导致宽屏桌面被 iPad 夹小(iPad 全屏、桌面留黑边)。改为"最近 fit/聚焦的设备决定尺寸",你正在用的设备永远全屏;attach/detach/`blur` 都不改尺寸,前端在 pane 显示 + 窗口聚焦时重发 dims(切设备即夺回全屏)。实测两端:200×50 → iPad 100×40 → 桌面 refit 200×50 → iPad blur 不变。后端纯客户端实测镜像输出 + 共享输入通过。
  - ✅ **🗂 会话管理页**(`/manage.html` 独立页,非弹窗):**实时预览缩略图网格** —— 每张卡片用只读 xterm 渲染该 session 当前屏幕(像截图,缩放),一眼看出每个 session 在干嘛;`RingBuffer.tail()` + `GET /live-sessions/:id/preview`(不 attach、不影响观看数/回收),每 4s 刷新;可点缩略图/Open 进入、Kill / 批量 Kill。实测 3 个 session 缩略图(top / git log / ls)彩色可辨,Kill 3→2→0。
  - ✅ **v0.5 首页 = 会话选择器(launcher)**:打开应用不再自动建/恢复 tab,而是落到选择器 —— 主机所有运行中 session 的实时缩略图网格,用户自己点开(回放完整 scrollback)或 `＋ New session`;关掉最后一个 tab 回到选择器。`public/launcher.ts`,复用 `.mg-*` 卡片样式。实测:首次加载 0 tab + 缩略图;Open→建 tab、选择器隐藏;关最后一个→选择器回来。
  - ⬜ 仅剩:**O1 token 认证**(可选,默认关)+ **F4/F7 真机验收**(局域网/手机)。
  - **225 测试全绿**;工具栏 🔍搜索 ⚙设置 ▦仪表盘 🕘历史 ⌨快捷键 🔗分享 🗂管理 📱QR。
  - **下一步**: O1(可选)或真机验收。
  - v0.2/v0.1 历史见下方条目。
- **Wave**: **W0–W5 基本完成**。v0.1 功能完整、测试与真机浏览器验证通过。仅剩 2 项需用户真设备。
- **进度**: **20/21 任务**(T19 待真手机)· **187 自动化测试全绿** · 真 PTY 端到端验证 · **真浏览器 smoke 通过**。
- **验收 F1–F9**: ✅ F1/F2(浏览器 smoke:渲染+输入输出+全彩)· ✅ F3(resize 无错)· ⬜ **F4 需局域网真机** · ✅ F5/F6(集成 ⑤⑥ 回放 CJK/ANSI)· ⬜ **F7 需真手机**(软键盘栏)· ✅ F8(浏览器 exit→重连提示)· ✅ F9(集成+curl 401)。
- **下一步(交用户)**: 真手机/另一台电脑开 `http://<你IP>:3000` 实测 **F4**(局域网可用)与 **F7**(Esc/Shift+Tab/方向键等触摸键生效)。
- **阻塞**: 无(F4/F7 非阻塞,属需物理设备的人工验收)。
- **次要 tech-debt**: main.ts 1 处 `@ts-ignore`(CSS import);未来加 `*.css` d.ts。
- **最后更新**: 2026-06-20(并入 review 全面修复,见下方条目)

---

## 维护性修复条目 (Review Fixes)

### 2026-06-20 · 按 REVIEW_REPORT 逐项修复(安全/架构/质量/测试)

- **状态**: `[x]` DONE(typecheck 干净 · **341 测试全绿**(16 文件,自 228 起 +113)· `build:web` 通过 · 覆盖率 90.3/80.7/87.6/92.4 ≥80 阈值已在 `vitest.config.ts` 强制)。
- **来源**: 4 个 agent 并行 review 产出 `docs/REVIEW_REPORT.md`;用户决定修全部四档,`/sessions` 保持现状仅加说明,`clientDims`/`blur` 死状态彻底删除。计划见 `~/.claude/plans/piped-marinating-parrot.md`。
- **🔴 关键**:
  - 多设备审批竞态(`server.ts` ws.close):仅当最后一个 client 离开时才 `resolvePending` —— 关一个镜像不再取消另一台正在看的待批准。
  - 会话无上限 DoS:新增 `Config.maxSessions`(默认 50,env `MAX_SESSIONS`)+ `manager.assertUnderSessionCap()`,超限抛错复用 M4 的 exit(-1) 路径。
  - 信号处理器泄漏:`onSignal`/`onUncaught` 提具名引用,`close()` 里 `process.off` 全移除(去掉测试 `setMaxListeners(50)` 遮掩)。
  - 前端 `initialInput` 700ms 定时器:跟踪 `initialInputTimer`、`dispose()` 清理、`disposed` 守卫、`INITIAL_INPUT_DELAY_MS` 常量。
  - `tabs.ts addEntry` 的 `null as unknown as TerminalSession` 类型洞:先建 session 再建 entry。
- **🟠 应修**: 安全头中间件(无 helmet)+ `DELETE /live-sessions[/:id]` Origin/CSRF 守卫(403);`history.ts` 改 `fs/promises`(`listSessions` 异步,`/sessions` await);**彻底删除 `clientDims`+`blur`**(types/session/protocol/server/manager 注释/terminal-session.hide + 相关测试);WS 连接级限频(`maxMsgsPerSec` 默认 2000,超限丢帧不断连);`/sessions` 保持行为,加注释 + `TECH_DOC §7` 记录已接受风险。
- **🟡 测试**: 新增 `test/{tmux,preview-grid,terminal-session,tabs}.test.ts`(后两者 jsdom + mock WebSocket);扩 `history/config/manager/integration` 覆盖 killById/handleHookEvent/maxSessions/resolveUseTmux/live-sessions/preview-404/approve-reject/origin-guard/限频/信号泄漏回归。
- **⚪ 卫生**: `parsePositiveInt`→`parseNonNegativeInt`;ALLOWED_ORIGINS scheme 校验;`server.ts` 日志注入 sanitize + `isLoopback` 健壮化(127.0.0.0/8 + IPv4-mapped);运维常量(`PERM_TIMEOUT_MS`/`REAP_INTERVAL_MS`/`PREVIEW_BYTES`)入 Config;抽 `public/preview-grid.ts` 消除 launcher/manage 重复(类型复用 `LiveSessionInfo`);ARCHITECTURE §8 记录运行时句柄可变例外(H6)+ #5/#7/#8 更新;CLAUDE.md「auto-show as tabs」→ v0.5 launcher;「min across clients」陈旧注释清扫。
- **验证**: `npm run typecheck` PASS · `npx vitest run` 341/341 · `npm run build:web` OK · `npx vitest run --coverage` 退出 0(阈值 80×4)。
- **决策 / 偏离**: 覆盖率 `include` 收窄到 `src/**` + 四个有逻辑的前端模块,排除纯 DOM 接线/入口胶水(E2E 范畴),**未下调任何阈值**。未把审批状态机搬进 manager(报告 #10)—— close-handler 修法已正确最小,`server.ts` 抽 routes 留作可选后续。
- **遗留 / 待办**: 真机验收 F4/F7(同 v0.1 遗留);可选 server.ts 抽 `http/routes.ts`;胶水文件若要纳入覆盖率需补 E2E。
- **commit**: (本次提交)

---

## 任务总览 (Task Overview)

> 任务定义见 [PLAN.md](./PLAN.md);按 Wave 分组。`Steps` 完成数 = PLAN 中该任务的勾选项。
> **多 agent 并行**:同一 Wave 内任务互不依赖,可并行;跨 Wave 按依赖推进。

| 任务 | Wave | 模块 | 状态 | Steps (完成/总) | 完成日期 |
|------|------|------|------|------------------|----------|
| T1  | W0 | 脚手架 + 装齐依赖 | `[x]` | 5/5 | 2026-06-16 |
| T2  | W0 | `src/types.ts` 共享契约(冻结源) | `[x]` | 8/8 | 2026-06-16 |
| T3  | W0 | mock IPty 测试替身 | `[x]` | 2/2 | 2026-06-16 |
| T4  | W1 | `config.ts` | `[x]` | 5/5 | 2026-06-16 |
| T5  | W1 | `protocol.ts` | `[x]` | 4/4 | 2026-06-16 |
| T6  | W1 | `ring-buffer.ts` | `[x]` | 4/4 | 2026-06-16 |
| T7  | W1 | `http/origin.ts` | `[x]` | 3/3 | 2026-06-16 |
| T8  | W1 | `public/index.html` | `[x]` | 1/1 | 2026-06-16 |
| T9  | W1 | `public/style.css` | `[x]` | 1/1 | 2026-06-16 |
| T10 | W1 | `public/keybar.ts` | `[x]` | 4/4 | 2026-06-16 |
| T11 | W1 | `public/main.ts` | `[x]` | 6/6 | 2026-06-16 |
| T12 | W2 | `session/session.ts` | `[x]` | 7/7 | 2026-06-16 |
| T13 | W3 | `session/manager.ts` | `[x]` | 6/6 | 2026-06-16 |
| T14 | W4 | `server.ts` 接线 | `[x]` | 6/6 | 2026-06-17 |
| T15 | W4 | 集成 / E2E 测试 | `[x]` | 2/2 | 2026-06-17 |
| T16 | W5 | 验收 F1–F3(终端/TUI/resize) | `[x]` | 3/3 | 2026-06-17 |
| T17 | W5 | 验收 F4+F9(LAN/Origin) | `[~]` | 1/2 | 2026-06-17 |
| T18 | W5 | 验收 F5+F6(保活/回放) | `[x]` | 2/2 | 2026-06-17 |
| T19 | W5 | 验收 F7(移动键栏) | `[ ]` | 0/1 | 需真机 |
| T20 | W5 | 验收 F8(退出处理) | `[x]` | 2/2 | 2026-06-17 |
| T21 | W5 | 安全核对 + README + LOG 收尾 | `[x]` | 3/3 | 2026-06-17 |

---

## 验收清单映射 (Acceptance — TECH_DOC §8)

> 功能验收独立于阶段勾选;F* 全绿才算 v0.1 完成。

| 编号 | 功能 | 状态 | 验证方式 / 备注 |
|------|------|------|-----------------|
| F1 | 交互式终端(ls/补全/Ctrl+C/历史) | `[x]` | 浏览器 smoke:输入→输出往返 |
| F2 | 全彩 + 全屏程序(vim/top/claude) | `[x]` | 浏览器 smoke:彩色提示渲染(深 TUI 同理) |
| F3 | 终端自适应(resize 不错位) | `[x]` | viewport 变更存活、无 error |
| F4 | 局域网访问(手机/他机) | `[ ]` | **需真机**(同 WiFi 开 http://<IP>:3000);Origin 白名单已含网卡 IP |
| F5 | 会话保活(断开重连仍在跑) | `[x]` | 集成 ⑤;tmux 重启保活(H1) |
| F6 | 重连回放(环形缓冲) | `[x]` | 集成 ⑥:ANSI/中文不乱码(M2) |
| F7 | 移动快捷键栏 | `[ ]` | **需真手机**(触摸键生效、不弹软键盘) |
| F8 | 进程退出处理 | `[x]` | 浏览器 smoke:exit→重连提示;detach 后退出 L1 |
| F9 | Origin 校验(401) | `[x]` | 集成 ①②;curl 坏 Origin→401;`/term` 限制(L3) |

---

## 详细日志 (Detailed Log)

> **倒序**,最新在最上。每个子任务一条。复制下方模板填写。

<!-- ========== 条目模板(复制此块,删除注释) ==========
### YYYY-MM-DD · S?.? <子任务标题>

- **状态**: `[x]` DONE / `[~]` IN PROGRESS / `[!]` BLOCKED
- **改动**: <文件:函数/范围,如 src/protocol.ts:parseClientMessage、test/protocol.test.ts>
- **验证**: <跑了什么命令 + 结果。如 `npm test` → 12 passed;或贴关键断言>
- **决策 / 偏离 PLAN**: <无 / 为何偏离 + 是否已回写 PLAN.md>
- **遗留 / 待办**: <无 / 后续子任务需注意的点>
- **阻塞**(仅 `[!]` 时): <卡在哪,需要什么>
- **commit**: <hash 或 N/A>
======================================================= -->

### 2026-06-30 · v0.6 Project Manager(P1–P6,多 agent Workflow 编排)

- **状态**: `[x]` DONE(分支 `v0.6-projects`)。**398 测试全绿** · 双 typecheck 干净 · `build:web` OK · 覆盖率 90.98/81.95/89.28/93.16(≥80×4)· **真浏览器 smoke 通过**。
- **目标**: 首页新增 **Projects 视图**——发现主机上的 git 仓库,点卡片 → 开 tab(标签=repo 名、cwd=仓库、自动跑 `claude`);卡片显示分支/dirty/该项目运行中的 sessions(1:N)。设计见 `docs/FEATURE_PROJECT_MANAGER.md`。
- **编排**(ultracode `Workflow` 动态): Build(P2 后端 ∥ P5 前端)→ Wire(P4 端点 ∥ P6 接线)→ Review(`module-reviewer` 验收 + `typescript-reviewer` + `security-reviewer` 并行 report-only)→ HIGH/CRITICAL 对抗式 Verify → Fix。**P6 首跑 transient `server_error` 挂掉(0 改动落地)→ `TaskStop` + `Workflow{resumeFromRunId}` 恢复;P2/P4/P5 缓存命中,P6 重跑成功。** 地基 P1(types)/P3(config)上一会话已落,本会话先 commit 为 `dc5d073` 作干净基线。
- **改动**:
  - `src/http/projects.ts`(新,P2): `parseGitHead`(纯)、`buildProjects(cfg, liveSessions)`;内部 `scanRepos`(BFS 深度上限/跳 node_modules·dotdir·symlink/命中即停)、`readBranch`、`readDirty`(`execFile` git status,2s 超时,并发 8)、`mergeHistory`(复用 `history.listSessions`)、缓存 `discoverProjects`(TTL + in-flight 去重)、fresh session 按 cwd 前缀归并、`_clearProjectCache`(测试)。`test/projects.test.ts`(15)。
  - `public/projects.ts`(新,P5): `mountProjects` + 纯 helper `filterProjects/sortProjects/getFavs/saveFavs/toggleFav/normalizeProject`。`test/projects-panel.test.ts`(36)。`public/style.css` 追加 Projects 面板 + `.home-seg` 段控样式。
  - `src/server.ts`(P4): `GET /projects`(只读、无 Origin 守卫、try/catch→`[]`)。`test/integration/projects-endpoint.test.ts`(5,真起 server)。
  - `public/tabs.ts`(P6): `openProject`(同名 `#n`、`addEntry(...,'claude\r')`)、`countOpenWithTitlePrefix`、`updateHomeView` + `.home-seg` 段控。`test/tabs.test.ts` +7。
- **Review→Fix**: 12 findings,4 HIGH 全确认修复——① **A3 关键缺回车 `\r`**(`openProject`/`newTabForResume`)② 段控被定位面板遮挡(面板 `inset:44px 0 0 0`)③ `mergeHistory` 串行→`mapWithConcurrency` ④ discover 并发缓存击穿→in-flight 去重。Orchestrator 追加加固(MEDIUM/LOW + 测试): `normalizeProject`(API 边界校验)、`getFavs` 滤非字符串、`parseProjectRoots` 相对路径 fail-fast、config v0.6 解析补测(config.ts→98%)。
- **验证**: `npx tsc -p tsconfig.json/.web.json --noEmit` 干净;`npx vitest run` 398/398;`npm run build:web` OK;`npx vitest run --coverage` 退出 0(阈值 80×4)。真浏览器(`PROJECT_ROOTS=~/Documents/git`,83 repo):段控切换 ✓、面板 83 卡片(分支/dirty/斜杠分支正确)+ 搜索 ✓、点卡 → tab `web-terminal` + 终端出现 claude 启动界面(A3 端到端)✓、console 无 v0.6 报错(仅既有 favicon 404)。
- **决策 / 偏离**: 缓存只缓存磁盘发现、session 每次 fresh 归并(避免陈旧);git worktree 看板/文件树编辑器/ticket 拉取 = v0.6 明确不做(FEATURE §9)。`public/projects.ts`/`tabs.ts` 的 mount* DOM 接线沿用既有约定不纳入覆盖率(纯 helper 已测)。`style.css` 1143>800 = 既有债,留作拆分。
- **遗留 / 待办**: 真机 F4/F7(同历史);可选 `server.ts` 抽 `http/routes.ts`;`style.css` 拆分。
- **commit**: (本次提交)

### 2026-06-16 · T1 脚手架 + 一次性装齐依赖

- **状态**: `[x]` DONE
- **改动**: `package.json`(scripts + 全部依赖 + `postinstall`)、`tsconfig.json`(后端 NodeNext/strict)、
  `tsconfig.web.json`(前端 DOM/Bundler,当前 noEmit 仅类型检查)、`vitest.config.ts`(node 环境 +
  `passWithNoTests`)、`.gitignore`、`package-lock.json`、目录骨架 `src{,/http,/session} public test{,/helpers,/integration}`(各带 `.gitkeep`)。
- **验证**:
  - `npm install` 成功(运行时 72 包 + 开发包,0 漏洞)。解析版本(均比预期新的主版本):express **5.2**、
    @xterm/xterm **6.0**、addon-fit 0.11、ws 8.21、node-pty 1.1;dev:typescript **6.0**、vitest **4.1**、tsx 4.22、@types/node 25。
  - `node -e require('node-pty')` → OK;**真实 PTY spawn** `echo hello-from-pty` → 16 bytes、exitCode 0(沙箱外验证)。
  - `npm test` → exit 0(passWithNoTests)。
- **决策 / 偏离 PLAN**:
  1. **node-pty spawn-helper 修复**:1.1.0 的 prebuild 自带 `spawn-helper` 但权限 `-rw-r--r--`(缺 +x),
     导致 `posix_spawnp failed`。加 `postinstall: chmod +x .../prebuilds/darwin-*/spawn-helper`(对 Linux 无害,`|| true`),
     使每次 install / 每个 worktree 自动修复。**T12 spawn PTY 依赖此修复。**
  2. 依赖解析到较新主版本(express 5 / xterm 6 / typescript 6 / vitest 4):**T7/T11/T14/T15 注意 API 差异**
     (express 5 路由、xterm 6 import 形态)。
  3. 加了 PLAN 未列的脚本 `dev`/`typecheck` 与 `postinstall`(便利 + 必需修复),属合理补充,未改 PLAN 意图。
- **遗留 / 待办**: 无(原前端打包待决项已解决,见下补记)。
- **commit**: `b126cf0`

### 2026-06-18 · v0.3 Step 5 — 中价值 M3/M7/M6(主题/仪表盘/同目录新标签)

- **状态**: `[x]` DONE。真浏览器验证通过。212 测试全绿。
- **M3 主题/字体**(commit `f79f14b`):`settings.ts`(⚙ 面板:dark/light/solarized + 字号 A−/A+),localStorage 持久化;`terminal-session.applyTheme`;TabApp.applySettings 应用到所有+新标签。验证:light 主题渲染+持久化。
- **M7 仪表盘**(commit `f79f14b`):`dashboard.ts`(▦ 浮层列出所有标签:连接点+文件夹+Claude 状态;点行切换;打开时每秒刷新);TabApp.snapshot()/focusTab()。验证:列出 2 标签、点击切换。
- **M6 同目录新标签**(commit `87e1173`):`title-util.cwdFromOsc7`(解析 OSC 7 cwd)+4 单测;terminal-session 注册 OSC7 handler→cwd getter,新会话 attach 带 cwd;protocol/types attach.cwd(绝对路径);session/manager/server 透传到 spawn cwd;tabs `+` 在当前 tab 的 cwd 开新标签(无则回 home)。验证:server attach.cwd 生效;`cd /private/tmp`→`+`→新标签 pwd=/private/tmp(此 zsh 发 OSC7)。
- **工具栏**: 🔍搜索 · ⚙设置 · ▦仪表盘 · 📱QR。
- **commit**: `f79f14b`(M3+M7)、`87e1173`(M6)

### 2026-06-17 · v0.3 Step 4 — H1 tmux 保活(服务重启不丢会话)

- **状态**: `[x]` DONE。**真 tmux 集成测试验证通过**(commit `9099f73`)。**至此 H1–H4 全部高价值功能完成。**
- **机制**: useTmux 时把 shell 跑进 `tmux new-session -A -s web_<id>`;node-pty 进程只是 tmux **客户端**。服务重启后,客户端带同 sessionId 重连 → manager 发现 `web_<id>` tmux 会话仍在 → 用同 id 重建客户端(`-A` 附着)→ 接回原 shell。
- **改动**: 新增 `src/session/tmux.ts`(同步 CLI 封装 available/has/kill,best-effort);config `useTmux`(env `USE_TMUX` 1/0/auto→检测 PATH);session createSession 加可选 id(重连用)+ tmux 分支 spawn + `Session.tmuxName` + kill 走 `tmux kill-session`;manager handleAttach 加 Case 3.5(重启后重附)+ shutdown 对 tmux 会话**只杀客户端 pty 不杀 tmux**(保活)。
- **测试**: 共享集成 cfg 设 `USE_TMUX:0`(防 tmux 泄漏);单测 CFG `useTmux:false`;集成 `H1`(真 tmux,gate=tmux+PTY):设 shell 变量 → **重启 server** → 同 id 重连 → 变量仍在(`MARK-tmuxlives`)。208 测试全绿,tsc 通过。
- **注**: 当前后台 dev server(:3000)是 H3 之前启动的、不含 H1;要试 tmux 保活需 `USE_TMUX=1 npm start`。
- **commit**: `9099f73`

### 2026-06-17 · v0.3 Step 3 — H3 远程批准/拒绝(不打字)

- **状态**: `[x]` DONE。**端到端真浏览器验证通过**(commit `9a6150c`)。
- **机制**: `PermissionRequest` hook 用 curl POST 到 `/hook/permission` 并**阻塞等响应**;服务端长挂该 HTTP 响应,推 `status{waiting,pending:true}` 给前端 → 前端显示 **[✓Approve][✗Reject]** 横幅 → 点按发 ws `approve`/`reject` → 服务端用 `{hookSpecificOutput.decision.behavior:allow|deny}` 回应被挂的请求 → curl stdout 把决定交给 Claude。**全程不打字**。
- **兜底**: 5 分钟超时 / 断开即释放 → 回空 `{}`,Claude 回退到自己的交互提示;web-terminal 外 curl 无 URL → no-op。
- **改动**: types(ClientMessage approve/reject、status.pending)、protocol(白名单+解析)、manager(pending 透传)、server(`/hook/permission` 长挂 + approve/reject 路由 + resolvePending)、setup-hooks(PermissionRequest 用 held 命令)、FE(terminal-session approve()/reject()+pending、tabs 批准横幅)。
- **验证**: 207 测试全绿(协议 approve/reject 单测 + 集成 ⑧ held→approve→allow);浏览器实测横幅"Claude wants to use Bash"→Approve→held 请求得到 allow→横幅消失(截图 /tmp/v03-approve.png)。
- **commit**: `9a6150c`

### 2026-06-17 · v0.3 Step 2 — H2/H4 Claude 状态感知(headline)

- **状态**: `[x]` DONE(分支 `v0.3-cockpit`)。**端到端真浏览器验证通过**。
- **机制**: Claude Code hooks → 服务端 `/hook` 侧信道 → WS `status` 帧 → 标签角标实时更新。架构演进:服务端获得 hook 侧信道(终端流仍是 byte-shuttle)。
- **H2 服务端**(commit `a411c89`):
  - types:`ClaudeStatus` + ServerMessage `status`;Session.claudeStatus;manager.handleHookEvent。
  - session:spawn env 注入 `WEBTERM_SESSION`(哪个标签)+ `WEBTERM_HOOK_URL`(本机 /hook)。
  - `src/http/hook.ts` 纯映射(PreToolUse→working、PermissionRequest/permission_prompt→waiting、Stop/idle_prompt→idle);6 单测。
  - server:`POST /hook`(仅 loopback,express.json 64kb)→ 推 status。**顺带修真 bug**:`closeIdleConnections()` 让 hook keep-alive 空闲连接不再卡住 close()/SIGTERM。
  - 集成 ⑦(真 PTY):attach → POST /hook → ws 收到 status(注意测试要在 fetch 前挂监听,推送是同步的)。
- **H4 前端**(commit `c81cebd`):
  - terminal-session 处理 status → claudeStatus + onClaudeStatus。
  - tabs:每标签 Claude 角标(⚙工作/⏳等批准/✓空闲);**非活动 + waiting 标签加琥珀高亮 + 浏览器通知**(首次切换请求权限)。
  - `scripts/setup-hooks.mjs` + `npm run setup-hooks`:幂等装/卸 ~/.claude/settings.json 的 command hook(内联 curl,web-terminal 外是 no-op),自动备份。
- **验证**: 205 测试全绿;浏览器实测 PermissionRequest→⏳、PreToolUse→⚙、Stop→✓;非活动 waiting 标签琥珀+⏳(截图 /tmp/v03-status.png)。0 console error。
- **commit**: `a411c89`(H2 服务端)、`c81cebd`(H4 前端+脚本)

### 2026-06-17 · v0.3 Step 1 — 前端快赢(键栏/搜索/链接/QR/PWA)

- **状态**: `[x]` DONE(分支 `v0.3-cockpit`;纯前端,无服务端改动)
- **计划**: `~/.claude/plans/shimmering-wondering-island.md`(v0.3 cockpit,已批准)。
- **H4-keybar**: 键栏加 Claude 快捷键 Esc·Esc/^O/^T/^B + 每键 tooltip(KEY_MAP 14 键;commit `eaeacf3`)。
- **M1 搜索**: `@xterm/addon-search` 每终端 + 🔍 工具栏按钮 + 搜索框(Enter 下一个/Shift+Enter 上一个/Esc 关)。
- **M2 可点击链接**: `@xterm/addon-web-links`。
- **结构**: 标签栏拆成 `#tabs`(可滚)+ `#toolbar`(工具按钮区),为后续 QR/设置/仪表盘复用。
- **M5 QR**: 📱 按钮 → 客户端渲染 location.origin 的二维码(经 LAN IP 打开即可分享)+ localhost 提示(commit `fbc218c`)。
- **M4 PWA**: manifest + icon.svg + sw.js(network-first,不拦 /term//hook)+ 注册;可安装。
- **验证(真浏览器)**: 14 键栏按钮、搜索高亮命中、🔍📱 工具按钮、SW controlled、QR canvas 渲染、0 console error。199 测试全绿、双 tsc、build 通过。截图 /tmp/v03-quickwins.png、/tmp/v03-qr.png。
- **commit**: `eaeacf3`、`fbc218c`

### 2026-06-17 · v0.2 修复 — 切换标签要点多次

- **状态**: `[x]` FIXED
- **现象**: 点标签切换常常点一两下不生效,要多点几次。
- **根因**: 整个标签 `draggable=true`,点击时鼠标**微动一点点就被当成拖拽**(而非点击)→ 切换失效;且每次 activity/title/status 事件都 `replaceChildren()` 全量重建标签栏,点击瞬间元素可能被销毁。
- **修复**(`tabs.ts` 重构渲染):① 切换改 `pointerdown`(按下即切,先于拖拽判定,触摸也生效);② 标签 DOM 建一次,状态点/未读/标题**就地更新**(refreshTab),仅增删/排序/改名才全量重建;③ 关闭按钮/改名框 pointerdown stopPropagation 避免误激活。
- **验证(真浏览器)**: 连续单击 tab0→2→1→0 active 每次都跟随;CDP 真实点击也切换;改名/拖拽不受影响。198 测试全绿。
- **commit**: `e058751`

### 2026-06-17 · v0.2 — 标签按当前文件夹自动命名

- **状态**: `[x]` DONE(纯前端)
- **需求**: 标签名用当前文件夹,易区分。
- **改动**: 新增 `public/title-util.ts` 的 `folderFromTitle()`——解析 shell OSC 标题 `user@host:~/path` 取最后一段目录名(home 保留 `~`);纯函数、无依赖、**7 单测**。`terminal-session.ts` 把 `onTitleChange` 经此函数转为文件夹名。标题优先级:手动改名 > 文件夹名 > Term N。
- **验证(真浏览器)**: 198 测试全绿、tsc+build ✓。实测 `cd` 实时更新:`~` → 项目目录 `web-terminal` → `docs` → `~`。
- **commit**: `4091283`

### 2026-06-17 · v0.2 — 标签状态点 + 活动指示 + 拖拽排序

- **状态**: `[x]` DONE(纯前端)
- **改动**:
  - `terminal-session.ts`:跟踪 `SessionStatus`(connecting/connected/reconnecting/exited)+ `onStatus` 回调。**Bug 修复**:`onTitle` 之前只在 opts 里、构造函数从没绑定 `onTitleChange` —— 自动标题原本是死代码,现已接上(实测两标签显示 `host:~` 自动标题)。
  - `tabs.ts`:每标签**状态点**(颜色=连接态:绿/琥珀/红);**未读活动**(后台标签来新输出→`hasActivity`→蓝环,切到该标签即清);**HTML5 拖拽排序**(保留活动标签、持久化)。
  - `style.css`:`.tab-dot` 配色、`.unread` 蓝环、`.dragging`/`.drag-over` 反馈。
- **验证(orchestrator,真浏览器)**: 191 测试全绿、双 typecheck、build:web ✓。browse 实测:连接后绿点;Term1 后台收到延迟输出→未读蓝环(`unread:true`);拖拽 `AAA|BBB`→`BBB|AAA` 且**reload 后顺序+自定义名都保留**。截图 /tmp/webterm-dots.png。
- **commit**: `b5f21e5`

### 2026-06-17 · v0.2 — 多标签 + 标题 + Claude Code 快捷键栏

- **状态**: `[x]` DONE(纯前端;后端 manager 早已多会话,无需改后端/协议)
- **需求**: 用户要 ①多标签 ②标签加标题方便区分 ③适配平板/手机 ④移动端易触发 Claude Code 快捷键(按钮触发快捷键)。
- **UX 调研**(general-purpose 联网,参考 iTerm2/Warp/VS Code/Windows Terminal/Ghostty/Chrome):双击就地改名是现代主流(Warp/VS Code/Arc);自动标题用 OSC 0/2;中键关闭、× 悬停显示、省略号+tooltip、Cmd/Ctrl+数字切换是 Tier-1。验证了"OSC 自动标题 + 双击改名"方案正确。
- **改动**(`public/`):
  - 新增 `terminal-session.ts`:从旧 main.ts 抽出"单会话 = 1 Terminal + 1 WS + 重连",加 show/hide/fit/focus/dispose + onTitle/onActivity 回调。
  - 新增 `tabs.ts`:TabApp 多标签管理 + 标签栏 UI。**每标签独立 WS/会话**(沿用 1WS↔1会话协议);自动标题(onTitleChange)+ **双击就地改名**(手动>自动>Term N);中键关闭、× 按钮、省略号+tooltip;localStorage 持久化 `{id,title}[]`(兼容 v0.1 单会话 key 迁移)。关闭标签=detach(PTY 不死)。
  - `keybar.ts`:加 `slash` 键;导出 `KEYBAR_BUTTONS` 按 Claude 频率排序(Esc 标 primary);+4 单测。
  - `main.ts` 瘦身为引导;`index.html` 加 `#tabbar`;`style.css` 重写:键栏**全设备常显**(桌面也可点按钮触发快捷键)、`@media(pointer:coarse)` 触摸加大、Esc 琥珀色高亮、标签栏/改名框/活动下划线。
- **决策**:键盘快捷键(Cmd+T 等)**不做**——浏览器宿主会抢,改走点击/触摸 UI(对 web 终端正确取舍)。
- **验证(orchestrator,关沙箱真浏览器)**: 两 typecheck ✓;`npm test` **191 全绿**(+4 keybar);`build:web` ✓。browse 实测:双击改名 Term1→"claude"、两标签会话独立(claude | Term 2)、键栏桌面可见 10 键 Esc primary、窄屏可滚动可用。截图 /tmp/webterm-ux-desktop.png、-phone.png。
- **commit**: `4f66016`

### 2026-06-17 · W5 — 验收 + 收尾(T16–T21)

- **状态**: T16 ✅ · T17 部分(F9✅/F4 待真机)· T18 ✅ · T19 待真机 · T20 ✅ · T21 ✅
- **T21**(orchestrator):写 `README.md`(install/run/config/security);安全自查——无硬编码 secret(grep 空)、Origin+路径+maxPayload 校验已接线(server.ts 确认)、无 eval/exec、input 原样透传给 PTY(byte-shuttle 设计意图);`npm run build` → `dist/server.js` 可产出。
- **F1/F2/F3/F8 浏览器 smoke**(关沙箱起 server + gstack browse 无头 Chromium):
  · 加载 http://127.0.0.1:38080 → **.xterm 挂载、0 console error、WS 连上、彩色状态行 + 真 zsh 彩色提示**(F1/F2)。
  · 聚焦 `.xterm-helper-textarea` 输入 `echo hello-webterm` → 回显 + 输出 `hello-webterm`(**输入→WS→PTY→shell→输出→xterm 全链路**)。截图 /tmp/webterm-smoke2.png。
  · 输入 `exit` → 终端显示 "Process exited code=0 Press Enter to reconnect…"(F8)。
  · 改 viewport(F3)→ 终端存活、无 console error。
  · curl 复核:GET / 200、/build/main.js 200、坏 Origin upgrade → 401。
- **决策**: F4(局域网多设备)、F7(手机软键盘栏)需物理设备,无法在本机无头验证 → 交用户真机。其余 7/9 F 项已自动化验证。
- **遗留**: T19(F7)待真手机;F4 待局域网真机;main.ts 的 css `@ts-ignore` 小债。
- **commit**: `81585ad`(README/安全)+ 本条 LOG

### 2026-06-17 · W2/W3/W4 — 会话核心 + 集成(T12/T13/T14/T15)

- **状态**: `[x]` ALL DONE · 串行(各有依赖),单 builder/任务
- **T12 `session/session.ts`**(opus,19 测试):createSession/attachWs/detachWs/writeInput/resize/kill;onData→buffer+lastOutputAt+转发;onExit→exitedAt/exitCode+发exit+注入onExit;**spawn 失败抛(M4)**;sendIfOpen 守卫 readyState(M5);detach 不杀 PTY;exit 后 write/resize 忽略(L4);detach 后退出保留会话(L1)。测试 `vi.mock('node-pty')`→mock IPty,沙箱内可跑。
- **T13 `session/manager.ts`**(sonnet,21 测试):handleAttach 四路径(新建/存活/已退出 L1/查不到);reapIdle `now-max(detachedAt,lastOutputAt)>idleTtl`(M3);shutdown 全 kill;注入 onExit 在线退出删表、detach 后退出保留待 L1(L2)。
- **T14 `server.ts`**(sonnet,~200 行):Express 静态 public/+build/;`WebSocketServer({noServer,maxPayload})`(L5);upgrade 门(非 wsPath→destroy、坏 Origin→401、过→handleUpgrade,L3);connection 等 attach,try/catch→spawn 失败 exit(-1)+关连接(M4);message 路由;close→detach(不杀);SIGINT/TERM→shutdown;reapIdle 定时器;safeSend 守卫(M5)。导出 startServer 供 T15。
- **T15 集成**(sonnet,6 用例):真 ws 客户端打 startServer。①坏Origin 401 ②错路径 destroy ③超 maxPayload 1009 ④spawn失败 exit(-1) —— 沙箱内全绿;⑤attach→output ⑥重连回放(F5/F6,含 `__MARK_测试__` CJK)—— **orchestrator 加 `PTY_AVAILABLE` 门控(沙箱自动 skip,真机跑),关沙箱验证 6/6 全绿**。
- **验证(orchestrator 独立复核)**: 每步 `tsc --noEmit` ✓ + 全量 `npm test` 递增至 **187 全绿**;集成 sandbox-off 6/6(真 PTY)。
- **决策 / 偏离**: T12 onData 时间戳用 Date.now()(事件时刻,符合 lastOutputAt 语义);T15 由 orchestrator 加 PTY 可用性门控(原 `it.skip` → `itPty`),使真机会跑、沙箱自动跳过。
- **commit**: `20212dd`(T12)·`a2897b2`(T13)·`0dac54b`(T14)·`cdec19a`(T15)

### 2026-06-16 · W1 前端批次(T8/T9/T10/T11)

- **状态**: `[x]` ALL DONE
- **派活方式**: 因 T11 import T10 的 mountKeybar 且验收是整目录 tsc.web,分两步:**先并行 T8+T9+T10(haiku),后 T11(sonnet)**。general-purpose 内联角色,共享树 + 文件不交叉。
- **改动**:
  - **T8** `public/index.html`:#term/#keybar、viewport、`<script type=module src=./build/main.js>` + link ./build/main.css 与 ./style.css(按 §1 约定)。
  - **T9** `public/style.css`:全屏终端、键栏 fixed 底部 flex、**>768px 隐藏**、深色;不碰 xterm 内部样式。
  - **T10** `public/keybar.ts`(+ test):KEY_MAP 纯数据(Esc/Shift+Tab/方向/Enter=\r/Ctrl+C/Tab)+ mountKeybar(onSend) touchstart→onSend+preventDefault。13 测试。
  - **T11** `public/main.ts`:esbuild 入口(import xterm css);xterm+FitAddon;WS scheme 随协议(M6);attach 首帧带 localStorage sessionId;onData→input、output→write、exit→ANSI 提示按回车重连;ResizeObserver 防抖 resize;指数退避重连≤30s;mountKeybar 接 ws.send;**无 console.log**(状态写终端)。
- **验证(orchestrator 独立复核)**: backend `tsc --noEmit` ✓;frontend `tsc -p tsconfig.web.json` ✓;`npm test` **6 文件 / 141 测试全绿**(新增 keybar 13);**`npm run build:web` esbuild 打包成功**(main.js 430kb + main.css 6kb);build/ 已 gitignore 未入库。
- **决策 / 偏离**: T11 用 1 处 `@ts-ignore` 压 CSS import(Owns 仅 main.ts,无法另建 d.ts;记为 tech-debt);exit 后按回车 clear sessionId 再新建(契合 L1:已退出会话由服务端回放+补发 exit,前端不 reattach)。
- **遗留**: 上述 css d.ts 小债;前端真实浏览器行为留 W5(T16–T20)实测。
- **commit**: `326d347`

### 2026-06-16 · W1 后端批次(T3/T4/T5/T6/T7)— 5 个并行 builder

- **状态**: `[x]` ALL DONE
- **派活方式**: 5 个 `general-purpose` subagent 并行(自定义 module-builder agent 需重启会话才加载,故本会话内联角色),
  共享工作树 + **文件所有权严格不交叉** + scoped `vitest run <name>`(官方文件分区法,替代 worktree;合并即 commit)。模型按 §4。
- **改动**(各 agent 仅在 Owns 内):
  - **T3** `test/helpers/mock-pty.ts`(+ smoke test):IPty 替身,`emitData`/`emitExit` 手动触发、记录 write/resize/kill、onData/onExit 返回 IDisposable。
  - **T4** `src/config.ts`(+ test):`loadConfig(EnvLike)`;M1 origins 由 `os.networkInterfaces()` 推导(含 localhost,**剔除 0.0.0.0/internal**,http+https),wsPath 默认 /term,非法值 fail-fast,`Object.freeze`。
  - **T5** `src/protocol.ts`(+ test):`SESSION_ID_RE`(UUID v4)、`parseClientMessage`(永不抛,全分支校验,M7 拒 `abc123`)、`serialize`。
  - **T6** `src/session/ring-buffer.ts`(+ test):M2 按真实字节(Buffer)计量、按 chunk 边界淘汰、不切碎 UTF-8/ANSI、snapshot 补 `\x1b[0m`。
  - **T7** `src/http/origin.ts`(+ test):用 WHATWG `URL` 比 protocol+host+port,undefined/解析失败拒绝。
- **验证(orchestrator 独立复核,非仅信 agent)**: `npx tsc -p tsconfig.json --noEmit` PASS;`npm test`(全量)
  **5 文件 / 128 测试全绿**(T4 32 + T5 60 + T6 15 + T7 12 + T3 9)。
- **决策 / 偏离**: 无源码偏离。流程上:本批用 general-purpose 内联角色(见上)。T6 对"单块 > 容量"按 M2"绝不切碎"保留整块(测试固化),属忠实落地。
- **遗留 / 待办**: W1 前端 T8–T11 待派;之后 T12 session(mock+ring-buffer 已就绪)。
- **commit**: `0fa0b69`

### 2026-06-16 · T2 冻结共享类型契约 src/types.ts

- **状态**: `[x]` DONE
- **改动**: 新建 `src/types.ts`(纯类型,无实现);删 `src/.gitkeep`。含 Config、ClientMessage/ServerMessage/
  ParseResult、Dims、IPty(子集)+ IDisposable/PtyEvent、RingBuffer、WebSocketLike + WS_OPEN、SessionMeta/Session
  (lastOutputAt/exitedAt/exitCode)、SessionManager、MountKeybar;各模块工厂函数签名以注释列为 import 锚点。
  同步更新 ARCHITECTURE §3.1/§3.4(加 wsPath、EnvLike、WebSocketLike 注记,防漂移)。
- **验证**: `npx tsc -p tsconfig.json --noEmit` PASS;grep 确认无 `ws`/`NodeJS`/DOM 外部类型依赖(仅注释提及)。
- **决策 / 偏离 ARCHITECTURE §3**(为"前后端共享 → 必须无外部类型依赖"):
  1. `loadConfig(env: EnvLike)` 替代 `NodeJS.ProcessEnv`(`EnvLike = Readonly<Record<string,string|undefined>>`,process.env 可赋值)。
  2. `Session.attachedWs: WebSocketLike` 替代 `ws` 的 `WebSocket`(真实 ws 结构兼容);导出 `WS_OPEN=1` 供 M5 守卫。
  3. **新增 `Config.wsPath`**(默认 '/term'):不变量 8 要求 WS 路径入 config,§3.1 原 Config 漏列,已补;T4 需从 env `WS_PATH` 读、T14 用 `cfg.wsPath`。
  三处均已回写 ARCHITECTURE,types.ts 为权威冻结源。
- **遗留 / 待办**: 无。W1 全部任务现可只读 import `src/types.ts`。**注意**:IPty/WebSocketLike 是结构子集,
  实现方(T12/T14)可把真实 node-pty IPty / ws.WebSocket 直接赋值(结构兼容)。
- **commit**: (见下次提交)

### 2026-06-16 · T1 补记 — 前端打包定为 esbuild

- **状态**: `[x]` DONE
- **改动**: 装 `esbuild`(dev);`package.json` 接 `build:web`/`dev:web`(打包 `public/main.ts` → `public/build/main.js`);
  `.gitignore` 改忽略 `public/build/`;`tsconfig.web.json` 注释更新为"仅类型检查";前端构建约定写入
  `PLAN §1` 并更新 T8/T11/T14 与 `DISPATCH.md`、`ARCHITECTURE §5`。
- **验证**: esbuild 0.28.1;临时入口 `--bundle --format=esm --outdir=public/build` 出 `main.js`+`.map`,smoke 通过。
- **决策**: 三选一中选 **esbuild**(极快、零配置、与 node-pty/tsx 生态一致);**现在装好**避免 W1 并发 install。
  约定:入口 main.ts、产物 public/build/(已 gitignore)、index.html 用 `<script type=module src=./build/main.js>`、server 静态托管 public/。
- **commit**: (见下次提交)

### 2026-06-15 · T0 项目记录起点(计划就绪)

- **状态**: `[x]` DONE
- **改动**: 创建 `docs/PROGRESS_LOG.md`、`docs/PLAN.md`(细粒度 T1–T21、为多 agent 并行设计);`CLAUDE.md` 加入 plan/log 工作流约束。
- **验证**: 文档自检;LOG 任务总览的 Steps 总数已与 PLAN 各任务勾选项对齐。
- **决策 / 偏离 PLAN**: 采用 TypeScript(ARCHITECTURE §0);两份设计文档已多团队交叉验证并修订 12 项;计划按依赖分 W0–W5 波次,W1 含 9 个零交叉并行任务。
- **遗留 / 待办**: 进入 **W0 / T1**(脚手架 + 装齐依赖);T1 完成后 T2 冻结 `src/types.ts`,随后 W1 可大规模并行。
- **commit**: N/A
